\documentclass[10pt]{beamer}

\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{eurosym}
\usepackage{lastpage}

\graphicspath{{../immagini/}}

\usetheme[hideothersubsections,width=2.5cm]{PaloAlto}

\usefoottemplate{ 
	\vbox{
		\hbox to 180pt{
			\colouredline{structure!15!black}
			{\color{white} \textbf{Capitolato C04 \hfill \insertshortinstitute\ } }
		}
	}
	\hbox to 180pt{
		\colouredline{structure!15!blue}
		{\color{white} \textbf{Slide \thepage{ di} \pageref{LastPage} } \hfill }
	}
}

\logo{\includegraphics[width=2.5cm, height=1.6cm]{logoSevenSoft.png}}
\title{Simulatore File System (SiFiSy)}
\subtitle{Revisione di Qualifica}
\author{\textbf{SevenSoft}}
\institute{Ingegneria del Software}
\date{A.A. 2009/2010 - 14.07.2010}

\begin{document}

	\begin{frame}
		\maketitle
	\end{frame}
	
	\section{Modifica dei documenti}
		\begin{frame}
			\begin{block}{SiFiSy}
				Modifica dei Documenti
			\end{block}
		\end{frame}
		\subsection{Definizione di Prodotto - Manuale Utente}
		\begin{frame}{Modifica dei Documenti}
			\textbf{Definizione di prodotto}
			\begin{itemize}
				\item Modificate descrizioni dei metodi
				\item Aggiunte varie precisazioni sulle classi in generale
				\item Aggiunto tracciamento requisiti - componenti
			\end{itemize}
			\textbf{Manuale Utente}
			\begin{itemize}
				\item Diviso Manuale Utente da Manuale d'Installazione
				\item Controllato posizionamento immagini
				\item Corretti vari (e numerosi) errori ortografici
			\end{itemize}
		\end{frame}		
		\subsection{Piano di Progetto - Piano di Qualifica - Glossario}
		\begin{frame}{Modifica dei Documenti}
			\textbf{Piano di Progetto}
			\begin{itemize}
				\item Aggiunte chiarificazione sui problemi riscontrati dal team
				\item Aggiornato consuntivo ultima fase
			\end{itemize}
			\textbf{Piano di Qualifica}
			\begin{itemize}
				\item Eliminata parte non concerne alla Qualifica
				\item Aggiunto resoconto dei test
			\end{itemize}
			\textbf{Glossario}
			\begin{itemize}
				\item Aggiunti termini mancanti
			\end{itemize}
		\end{frame}	
		

	\section{Test}
		\begin{frame}
			\begin{block}{SiFiSy}
				Test
			\end{block}
		\end{frame}
		\subsection{Test di unit\`a}
		\begin{frame}{Test di Unit\`a}
			\begin{center}
				\includegraphics[scale=0.43]{test.PNG}
			\end{center}
		\end{frame}
		\begin{frame}{Test di Unit\`a}
			\begin{center}
				\includegraphics[scale=0.43]{copertura.PNG}
			\end{center}
		\end{frame}
		\begin{frame}{Test di Unit\`a}
			\begin{center}
				\includegraphics[scale=0.43]{copertura01.PNG}
			\end{center}
		\end{frame}
		\subsection{Test di sistema}
		\begin{frame}{Test di sistema}
			\begin{itemize}
				\item Creazione di un progetto
				\item Importazione di una simulazione preesistente e creazione di una nuova
				\item Cambiamento parametri (impostando anche parametri errati) per il controllo dei casi limite e degli errori per evidenziare eventuali bug
				\item Avvio simulazione e controllo risultati ottenuti
				\item Avvio confronto progetto e controllo risultati ottenuti
				\item Esportazione risultati e salvataggio progetto
			\end{itemize}
		\end{frame}

	\section{Miglioramento}
		\begin{frame}
			\begin{block}{SiFiSy}
				Proposte di miglioramento
			\end{block}
		\end{frame}

		\begin{frame}{Miglioramento}
			\begin{enumerate}
				\item Modifiche gestione salvataggio, Salva e Salva con nome
				\item Controllo alla chiusura di una simulazione (o progetto) se \`e stato modificato e quindi richiedere il salvataggio
				\item Miglioramento dell'help
				\item Miglioramento layout componenti
			\end{enumerate}
		\end{frame}
		
	\section{Piano di Progetto}
		\begin{frame}
			\begin{block}{SiFiSy}
				Consuntivo finale
			\end{block}
		\end{frame}

		\subsection{Consuntivo Totale RQ}		
			\begin{frame}{Consuntivo finale}{Consuntivo Totale RQ}
			\begin{table}
				\begin{center}
					\resizebox{260pt}{!}{
							\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|}
								\hline
								\multicolumn{8}{|c|} {\textbf{Consuntivo carico ore per componente}}\\
								\hline
								\textbf{NOME}& \multicolumn{7}{c|}{\textbf {RUOLO}}\\
								\hline
									&AN. &PROGE. 	&PROGR.  &RES.   &AMM.   &VER.	&TOTALE\\
								\hline								
								\hline
								Biolo Giuseppe            	& 20	& 26	& 22 	& 7	& 10	& 20 (\textcolor{red}{4}) & 105	(\textcolor{red}{4})	\\ \hline

								De Matteo Daniele      	& 18	& 29 (\textcolor{red}{2})	& 18 	& 8	& 8	& 24 (\textcolor{red}{2})	& 105	(\textcolor{red}{4})	\\ \hline
								Faggian Samuele         	& 26	& 27 (\textcolor{red}{1})	& 20 	& 5	& 9	& 18 (\textcolor{red}{4}) & 105	(\textcolor{red}{5})	\\ \hline
								Ferri Giuseppe            	& 20	& 13	& 2	& 0	& 0	& 5	& 40	\\ \hline

								Longato Alberto         	& 20	& 24 (\textcolor{red}{2})	& 24 	& 5	& 8	& 24	(\textcolor{red}{3}) & 105	(\textcolor{red}{5})	\\ \hline
								Vedovato Alessandro	& 26	& 30 (\textcolor{red}{3})	& 19	& 5	& 5	& 20 (\textcolor{red}{2}) & 105	(\textcolor{red}{5})	\\ \hline
								Zanini Luca                  	& 20	& 31 (\textcolor{red}{2})	& 21	& 7	& 4	& 22	(\textcolor{red}{3}) & 105	(\textcolor{red}{5})	\\ \hline
								\hline
								\hline
								TOTALE  		&150	&180 (\textcolor{red}{10})	&126	&37	&44	&133 (\textcolor{red}{18})	&670 + (\textcolor{red}{28}) = 698	\\ \hline
										
							\end{tabular}
						}
				\end{center}
			\end{table}
		\end{frame}

		\subsection{Consuntivo Totale RA}		
			\begin{frame}{Consuntivo finale}{Consuntivo Totale RA}
			\begin{table}
				\begin{center}
					\resizebox{260pt}{!}{
							\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|}
								\hline
								\multicolumn{8}{|c|} {\textbf{Consuntivo carico ore per componente}}\\
								\hline
								\textbf{NOME}& \multicolumn{7}{c|}{\textbf {RUOLO}}\\
								\hline
									&AN. &PROGE. 	&PROGR.  &RES.   &AMM.   &VER.	&TOTALE\\
								\hline								
								\hline
								Biolo Giuseppe            	& 20	& 26	& 22 (\textcolor{red}{3}) 	& 7	& 10	& 20 (\textcolor{red}{5}) & 105	(\textcolor{red}{8})	\\ \hline

								De Matteo Daniele      	& 18	& 29 (\textcolor{red}{2})	& 18 (\textcolor{red}{4}) 	& 8	& 8	& 24 (\textcolor{red}{2})	& 105	(\textcolor{red}{8})	\\ \hline

								Faggian Samuele         	& 26	& 27 (\textcolor{red}{1})	& 20 (\textcolor{red}{1}) 	& 5	& 9	& 18 (\textcolor{red}{6}) & 105	(\textcolor{red}{8})	\\ \hline

								Ferri Giuseppe            	& 20	& 13	& 2	& 0	& 0	& 5	& 40	\\ \hline

								Longato Alberto         	& 20	& 24 (\textcolor{red}{2})	& 24 	& 5	& 8	& 24	(\textcolor{red}{6}) & 105	(\textcolor{red}{8})	\\ \hline

								Vedovato Alessandro		& 26	& 30 (\textcolor{red}{3})	& 19 (\textcolor{red}{2})	& 5	& 5	& 20 (\textcolor{red}{3}) & 105	(\textcolor{red}{8})	\\ \hline

								Zanini Luca                  	& 20	& 31 (\textcolor{red}{2})	& 21 (\textcolor{red}{2})	& 7	& 4	& 22 (\textcolor{red}{4}) & 105	(\textcolor{red}{8})	\\ \hline
\hline
\hline
								TOTALE		&150	&180 (\textcolor{red}{10})	&126 (\textcolor{red}{12})	&37	&44	&133 (\textcolor{red}{26})	&670 + (\textcolor{red}{48}) = 718	\\ \hline
										
							\end{tabular}
						}
				\end{center}
			\end{table}
		\end{frame}
	\subsection{Costo sostenuto}		
			\begin{frame}{Piano di Progetto}{Costo sostenuto}
			\begin{table}
				\begin{center}
					\resizebox{260pt}{!}{
							\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|}
								\hline
								\multicolumn{8}{|c|} {\textbf{Costo sostenuto dal team SevenSoft}}\\
								\hline
								\textbf{NOME}& \multicolumn{7}{c|}{\textbf {RUOLO}}\\
								\hline
									&AN. &PROGE. 	&PROGR.  &RES.   &AMM.   &VER.	&TOTALE\\
								\hline								
								\hline
								Biolo Giuseppe       			&500	&572	&352	&210	&200	&320	& 2154	\\ \hline
								De Matteo Daniele   			&450	&638	&288	&240	&160	&384	& 2160	\\ \hline
								Faggian Samuele       			&650	&594	&320	&150	&180	&288	& 2182	\\ \hline
								Ferri Giuseppe       			&500	&286	&32	&0	&0	&80	& 898	\\ \hline
								Longato Alberto       			&500	&528	&384	&150	&160	&384	& 2106	\\ \hline
								Vedovato Alessandro			&650	&660	&304	&150	&100	&320	& 2184	\\ \hline
								Zanini Luca       		 	&500	&682	&336	&210	&80	&352	& 2160	\\ \hline
								\hline
								\hline
								TOTALE			&3750	&3960	&2016	&1110	&880	&2128	& 13844\\ \hline
										
							\end{tabular}
						}
				\end{center}
			\end{table}
		\end{frame}
		
	\section{Collaudo}
		\begin{frame}
			\begin{block}{SiFiSy - Collaudo}
				Adesso vediamo in dettaglio l'applicazione
			\end{block}
		\end{frame}
\end{document}